## Why

Phase 5 ist abgenommen, aber die Distribution benötigt einen reproduzierbaren Kompatibilitäts- und Leistungsnachweis. Bestehende Snapshot-, Fremdprogramm-, Inventar- und Benchmarkpfade liefern die Grundlage; ihre Zusammenführung und gezielte Ergänzung fehlen.

## What Changes

- Einen dokumentierten Abnahmesatz aus vorhandenen Konsolen-, Forms-, Include-/Projekt- und Fehlerfällen mit deterministischen Eingaben, Zeiten, Größen und Dateieffekten festlegen und um belegte Lücken erweitern.
- Den öffentlichen Fremdprogrammbestand mit festgelegter Revision ausdrücklich ausführen; fehlende Bereitstellung als fehlenden Nachweis behandeln.
- Bestehende Compile- und VM-Benchmarks reproduzierbar messen; ausschließlich bei nachgewiesener Regression oder konkretem Engpass optimieren.
- Inventarstand einschließlich Forms, Frontend-Absenkung und Ereignisauslöser als Ausgangsbasis dokumentieren. Finale Inventar-/Release-Abnahme liegt in 07.

## Capabilities

### New Capabilities

- `release-kompatibilitaet`: Reproduzierbarer Abnahmesatz und messbare Leistungsentscheidung für Phase 6.

### Modified Capabilities

Keine. Die bestehenden Verträge aus `kompat-testkorpus`, `sprachinventar` und `bytecode-kompilat` bleiben erhalten.

## Impact

Betroffen sind `tests/compat/`, die vorhandenen CLI-Tests `compat.rs`, `foreign.rs`, `inventar.rs`, VM-Ereignistests und `crates/tb-vm/benches/{compile,vm}.rs`. Fachbefunde werden in ihrem bestehenden Implementierungspfad korrigiert; kein zweiter Korpus-Harness und keine pauschale VM-Neuschreibung.

Abhängigkeit: abgeschlossene Phase 5. Übergabe: benannte Fälle und Referenzresultate für 02–07. Die vollständige Planung steht in [Phase-6-Übersicht](phase-6-uebersicht.md).
