## Why

Nach den Einzelchanges muss Phase 6 anhand tatsächlich ausgelieferter Programme, aktueller Dokumentation und vollständiger Inventarnachweise abgeschlossen werden. Veraltete README-/Korpus-/Exportbeschreibungen und bloß vorhandene Workflowdateien dürfen keinen fertigen Release vortäuschen.

## What Changes

- README, Sprach-/Migrations-/Dateiformat-/IDE-/Exportdokumentation und ausführbare Beispiele auf den endgültigen Stand bringen; eingebettete Hilfe mitprüfen.
- Installation aus allen vier Release-Paketen, IDE-Projektaufbau, TBL-Bau, `tbc link`, IDE-Library-Einbindung und eigenständige EXE-Nutzung zusammenhängend abnehmen.
- Das vollständige aktuelle Sprach- und Forms-Inventar mit null offenen Einträgen und begründeten Non-Features prüfen; die historische Zahl 285 nicht als Grenze des erweiterten Inventars verwenden.
- Alle acht Phase-6-Planpunkte mit aktuellen Nachweisen, Revisionen und Artefakten verbinden und erst dann abschließen.

## Capabilities

### New Capabilities

- `phase-6-abnahme`: Dokumentierte, auslieferbare Gesamtleistung mit vollständiger Inventar- und Artefaktabnahme.

### Modified Capabilities

Keine. Bestehende Sprach-/Inventarverträge werden erneut geprüft, nicht abgeschwächt.

## Impact

PLAN.md, README.md, docs, examples und Help-Katalog sowie Abschlussnachweise. Keine vorgezogenen Stufe-2-Spracherweiterungen. Abhängigkeiten: alle Changes 01–06 mit synchronisierten Specs und tatsächlichen Prüfergebnissen; abgeschlossene Aufgabenlisten allein genügen nicht.
